  
  
G/TFA/N/SYC/1/Add.4  
8 de marzo  de 2024 
(24-2166) Página: 1/2 
Comité de Facilitación del Comercio  Original:  inglés  
 
  
NOTIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS  
EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO  
COMUNICACIÓN DE SEYCHELLES  
Addendum  
La siguiente comunicación, de fecha 7 de marzo de 2024, se distribuye a petición de la delegación 
de Seychelles.  
 
_______________  
 
 
Como complemento de la notificación de fecha 8 de febrero de 2023 ( G/TFA/N/SYC/1/Add.3 ), 
Seychelles presenta una solicitud de prórroga de la fecha definitiva respecto de la siguient e 
disposición, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(WT/L/931 ). 
 
 
Disposición  Título/descripción  Fecha definitiva para la 
aplicación notificada 
anteriormente  Nueva fecha definitiva para 
la aplicación solicitada  
Artículo 10.4  Ventanilla única  31 de diciembre de 2024  31 de diciembre de 2025  
Motivo de la prórroga:  
Seychelles se benefició de asistencia técnica en el marco del Undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (11º FED) 
para la aplicación de determinados compromisos de las categorías B y C. Debido a la pandemia de COVID -19, 
el Gobierno impuso restricciones a los viajes como medida de seguridad. Por  consiguiente, esta situación 
obstaculizó el acceso de los consultores a Seychelles, lo que retra só los proyectos del 11º FED.  
Seychelles también tuvo dificultades para obtener respuestas puntuales de la  UNCTAD con respecto a la 
actualización del sistema SIDUNEA, necesaria para la eventual aplicación de un sistema de ventanilla única. 
Posteriormente, a raíz de la respuesta de la UNCTAD, surgieron problemas financieros ya que el costo de la 
actualización en cuestión era considerable, teniendo en cuenta el tamaño de la economía de Seychelles. 
Se encomendó a la Comisión Tributaria de Seychelles (SRC) que identificara financiación alternativa para 
financiar la actualización.  
Además, se planteó la dificultad de retener a programadores expertos para que trabajasen en el proyecto y de 
contratar a programadores locales para que trabajasen junto a los contratist as (necesario para la transferencia 
de conocimientos y la continuidad).  
En la actualidad, dado que la fase final del proyecto del 11° FED está prevista para mayo de 2024, aún no se 
ha decidido por completo la retención de los expertos que aportan el apoyo técnico necesario para la aplicación 
de la ventanilla única, lo que tendrá una incidencia en la fecha definitiva prorrogada para la aplicación de la 
ventanilla única.  
No obstante, algunos de los proyectos están cerca de la fase de finalización, como la int egración continua de 
la nueva lista arancelaria de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), salvo en lo relativo a la ventanilla 
única, cuya aplicación aún no se ha iniciado debido a ciertas dificultades y en espera de los resultados de 
trabajos que se ha n de llevar a cabo y se exponen a continuación.  
 G/TFA/N/SYC/1/Add.4  
- 2 - 
  En primer lugar, Seychelles tiene que aplicar el marco jurídico para la gobernanza de los procesos de 
información y de intercambio de datos entre la Comisión Tributaria de Seychelles (SRC) y las demás partes 
interesadas y autoridades principales.  
En segundo lugar, es necesario modificar e integrar los programas SIDUNEA World, a fin de llevar a cabo las 
actividades necesarias para el análisis, el desarrollo de interfaces conexas y la modificación de los programas 
existentes con miras a garantizar la interoperabilidad en el marco del sistema de ventanilla única.  
En tercer lugar, teniendo en cuenta el nivel actual de informatización y de preparación de los procesos 
administrativos de las  partes interesadas, que son necesarios para asegurar el buen funcionamiento del 
sistema, tendrían que estar armonizados todos los sistemas de las principales partes interesadas y autoridades  
Teniendo en cuenta la situación anterior y la actual, Seychelle s desea solicitar una nueva prórroga de la fecha 
definitiva para la aplicación de la ventanilla única al 31 de diciembre de 2025.  
 
__________  